画布 1
工作内容
  升级HTTPS（规划）
    阶段目标
      全站升级HTTPS，前端和后端需要做相应的修改
    工作安排
      后端
        项目计划（整体）V2.1
        后端改动（待估）
      前端
        前端改动（待估）
  手机端（规划）
    阶段目标
      会议预约
        钉钉会议H5微应用
        微信
          消息通知
          扫码签到
    工作安排
      产品
        功能规划与排版
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划（整体）V2.2
        数据库设计（整体）V2.2
        接口实现
      前端
        实现前端功能
  云信发系统第三次迭代（规划）
    阶段目标
      功能模块
        模板
        插播消息
        ......
    工作安排
      产品
        功能规划与排版
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划（整体）V2.3
        数据库设计（整体）V2.3
        接口实现
      前端
        实现前端功能
  部署方案升级
    阶段目标
      Ngnix
      Linux
    工作安排
      后端
        项目计划（整体）V2.4
        研究所用到的技术
        尝试发布
  主网站（规划）
    阶段目标
      落地页
        首页
        信息发布
        会议预约
        考勤测温
        下载中心
        ......
      功能性
        常见问题
        建议反馈
        系统公告（个人中心显示）
        个人中心
        站内通知
        ......
    工作安排
      产品
        根据整理的功能点排版布局
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划（整体）V2.0
        数据库设计（整体）V2.0
        接口实现
      前端
        实现前端功能
  云信发系统第二次迭代
    阶段目标
      增加功能（待定）
        增加元素
          天气
            区域
            天气
            当前天气
          RSS
          文档
            文档转图片服务
          ......
        LED
        广告
        软件升级
        视频支持更多格式
          视频格式转化
    工作安排
      后端
        项目计划（整体）V1.2
        数据库设计（整体）V1.2
        Server端接口实现
        安卓端接口实现
      前端
        实现前端功能
      安卓
        配合后端联调并替换新的接口实现
        联合测试并修复安卓端问题
  信发和会议预约等系统平台化初实现（规划）
    阶段目标
      处理好单点登陆问题
      拆分出4个网站
        平台通用功能（account.顶级域名.com）
          登陆
          注册
          找回密码
          账号管理
            账号信息
              基本信息
              安全设置
              收货地址
        运营管理系统（yy.顶级域名.com）
          权限配置
          日志管理
          ......
        会议预约管理系统（hy.顶级域名.com）
        信发系统（xf.顶级域名.com）
    工作安排
      前端
        前端功能拆分
        登陆改造
      后端
        项目计划（整体）V1.1
        数据库设计（整体）V1.1
        后端功能拆分
        单点登陆问题处理
  云信发系统
    阶段目标
      处理好Server端、安卓端和信发的关系
      实现云信发系统功能，保证基本流程能走通
    工作安排
      产品
        根据整理的功能点排版布局（近期重点）
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划（整体）V1.0
          云信发系统比较细的计划
          云平台整体粗略计划
            需要不断细化
        数据库设计（整体）V1.0
          增加云信发系统第一次迭代需要的表
        开发环境准备
          在会议预约管理系统的代码进行整理
            保留基本登陆等功能
            去除权限配置等功能模块
        Server端接口实现与联调
        安卓端接口实现及联调（需终端配合）
        Server和安卓端根据实际情况联合测试
        前端接口实现与联调（需前端配合）
          空接口实现
            参数
            返回值
            方法名
          接口具体实现
        后端技术
          （1）、节目打包
          （2）、考虑第三方接入的情况（不是本期重点
          （3）、Socket操作
          （4）、多文件断点续传
          （5）、下载
          （6）、调度服务实现
        支线工作
          测试并提出修改建议
          统一收集修改建议、分析和分配BUG
      安卓
        配合后端联调并替换新的接口实现
        联合测试并修复安卓端问题
      前端
        开发环境准备
          在会议预约管理系统的代码进行整理
            保留基本登陆等功能
            去除权限配置等功能模块
        实现前端功能
          前端设计器调研及实现
          信发系统功能模块