画布 1
工作内容
  主网站（待规划）
    阶段目标
      落地页
        考勤测温
        下载中心
        ......
      功能性
        常见问题
        建议反馈
        系统公告（个人中心显示）
        站内通知
        ......
    工作安排
      产品
        原型设计
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        前端接口实现并联调
      前端
        实现前端功能
      测试
  升级HTTPS（待规划）
    阶段目标
      全站升级HTTPS，前端和后端需要做相应的修改
    工作安排
      后端
        项目计划调整（整体）
        后端改动（待估）
      前端
        前端改动（待估）
      测试
  手机端（待规划）
    阶段目标
      会议预约
        钉钉会议H5微应用
        微信
          消息通知
          扫码签到
    工作安排
      产品
        原型设计
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        前端接口实现并联调
      前端
        实现前端功能
      测试
  云信发系统第四次迭代（待规划）
    阶段目标
      功能模块
        插播消息
        ......
    工作安排
      产品
        原型设计
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        接口实现并联调
      前端
        实现前端功能
      测试
  部署方案升级
    阶段目标
      Ngnix
      Linux
    工作安排
      后端
        项目计划（整体）V2.4
        研究所用到的技术
        尝试发布
      测试
  云信发和云会议预约关系兼容性处理
    阶段目标
      云会议预约和最新云信发关系处理好
    工作安排
      后端
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        云信发实现会议预约相关接口
        云会议系统接入新的云信发接口
        安卓端和前端接口调整并联调，视情况
      安卓
        处理好云会议预约相关的接口调用
      前端
        实现前端功能
          设计器元素
      UI
        设计
          协助设计一些设计器元素图标
        安排会议评审（阶段性评审）
        提优化建议
          前端界面
      测试
  云信发系统第三次迭代（旧信发功能选择性加入）
    阶段目标
      增加功能（目标需进一步评估明确）
        增加元素
          天气
            区域
            天气
            当前天气
          RSS
          文档
            文档转图片服务
          ......
        LED
        广告
        软件升级
        视频支持更多格式
          视频格式转化
    工作安排
      后端
        本次迭代文档整理与设计
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        安卓端接口实现与联调（需终端配合）（初估剩余32个接口）
          空接口实现
            参数
            返回值
            方法名
          接口具体实现
        前端接口实现与联调（需前端配合）（接口数待估）
          空接口实现
            参数
            返回值
            方法名
          接口具体实现
        Server端接口实现（初估剩余61个接口）
        Server端代码调整（初估剩余61个接口）
        安卓、Web和Server端接口联测并查漏补缺
        支线工作（自测试功能并提修改意见、统一分配BUG、会议准备）
        权限配置与SQL脚本整理
        正式环境部署
      安卓
        配合后端联调并替换新的接口实现
          联调空接口
          联调已实现接口
        联合测试并修复安卓端问题
      前端
        实现前端功能（设计器元素的增加）
      UI
        设计
          协助设计一些设计器元素图标
        安排会议评审（阶段性评审）
        提优化建议
          前端界面
      测试
  云信发系统第二次迭代（主攻模板功能）
    阶段目标
      信发系统
        模板相关功能
          模板商城
          我的模板
          模板后台审批
          ......
    工作安排
      产品
        原型设计
          信发系统
            模板相关功能
              模板商城
              我的模板
              模板后台审批
              ......
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        设计
          信发系统
            模板相关功能
              模板商城
              我的模板
              模板后台审批
              ......
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        本次迭代文档整理与设计
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        前端接口实现与联调（需前端配合）（接口数待估）
          信发系统
            模板相关功能
              模板商城
              我的模板
              模板后台审批
              ......
        支线工作（自测试功能并提修改意见、统一分配BUG、会议准备）
        权限配置与SQL脚本整理
        网站群部署上测试和正式
      前端
        信发系统
          模板相关功能
            模板商城
            我的模板
            模板后台审批
            ......
      测试
  系统平台化实现第一次迭代（上线一版本）
    阶段目标
      进一步处理好单点登陆问题（前端）
      拆分出5个网站（不涉及新功能业务的开发）
        帐号管理（account.顶级域名.com）
          登陆
          账号管理
            账号信息
              基本信息
              安全设置
        后台管理（admin.顶级域名.com）
          权限配置
          日志管理
          ......
        会议预约（conference.顶级域名.com）
          会议预约相关逻辑
        信发系统（media.顶级域名.com）
          信发系统相关逻辑
        主网站（www.顶级域名.com）
          主网站相关逻辑
      后台管理
        公司管理（系统管理员）
          启用/禁用公司
      帐号管理
        登陆（换平肤）
        注册（需要考虑清楚逻辑）
        忘记密码
    工作安排
      产品
        原型设计
          公司管理
          登陆（换平肤）
          注册
          忘记密码
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      UI
        设计
          落地页
            首页（优化）
            信息发布（优化）
            会议预约（优化）
            个人中心（新设计）
          公司管理
          登陆（换平肤）
          注册
          忘记密码
        安排会议评审
        提优化建议
          前端界面
      后端
        项目计划调整（整体）
        数据库设计调整（整体）
        本次迭代文档整理与设计
        深入拆分出6个解决方案
          公共代码
            通用代码
            公共业务逻辑
          后台管理
            公共代码逻辑剔除，改成引用方式
            后台管理业务逻辑
          会议预约
            公共代码逻辑剔除，改成引用方式
            会议预约业务逻辑
          帐号管理
            公共代码逻辑剔除，改成引用方式
            帐号管理业务逻辑
          信发系统
            公共代码逻辑剔除，改成引用方式
            干净框架成型
          主网站
            基于干净框架开发
        前端接口实现与联调（需前端配合）
          帐号管理
            登陆（可能涉及的逻辑调整）
            注册
            忘记密码
          后台管理
            公司管理（系统管理员）
              启用/禁用公司
        支线工作（自测试功能并提修改意见、统一分配BUG、会议准备）
        权限配置与SQL脚本整理
        网站群部署上测试和正式
      前端
        深入拆分出5个网站
          帐号管理（account.顶级域名.com）
            登陆
            账号管理
              账号信息
                基本信息
                安全设置
          后台管理（admin.顶级域名.com）
            权限配置
            日志管理
            ......
          会议预约（conference.顶级域名.com）
            会议预约相关逻辑
          信发系统（media.顶级域名.com）
            信发系统相关逻辑
          主网站（www.顶级域名.com）
            主网站相关逻辑
        处理好单点登陆问题
          处理好页面间的跳转
        落地页
          首页（完善）
          信息发布（完善）
          会议预约（完善）
          个人中心
            让UI设计一下
        后台管理
          公司管理（系统管理员）
            启用/禁用公司
        帐号管理
          登陆
            换个平台式的登陆皮肤
          注册
          忘记密码
      测试
  云信发系统（走通信发流程）
    阶段目标
      处理好Server端、安卓端和云信发的关系
      实现云信发系统功能，保证基本流程能走通
    工作安排
      产品
        原型设计
        安排会议评审
        解答UI设计问题
        提优化建议
          UI设计
          前端界面
      后端
        项目需求梳理成文档
        项目计划（整体）V1.0
          云信发系统比较细的计划
          云平台整体粗略计划
            需要不断细化
        数据库设计（整体）V1.0（设计与评审）
          云信发系统第一次迭代需要的表（新增13个表）
          兼容性设计考虑
        开发环境准备
          初步拆分出6个解决方案
            公共代码
              通用代码
              公共业务逻辑
            后台管理
              公共代码逻辑剔除，改成引用方式
              后台管理业务逻辑
            会议预约
              公共代码逻辑剔除，改成引用方式
              会议预约业务逻辑
            帐号管理
              公共代码逻辑剔除，改成引用方式
              帐号管理业务逻辑
            信发系统
              公共代码逻辑剔除，改成引用方式
              干净框架成型
            主网站
              基于干净框架开发
          后端单点问题处理
          开发环境部署
          测试环境部署
        安卓端接口实现与联调（需终端配合）（12个接口）
          空接口实现
            参数
            返回值
            方法名
          接口具体实现
        前端接口实现与联调（需前端配合）（77个接口）
          空接口实现
            参数
            返回值
            方法名
          接口具体实现
        Server端接口实现（15个接口）
        Server端代码调整（15个接口）
        安卓、Web和Server端接口联测并查漏补缺
        支线工作（自测试功能并提修改意见、统一分配BUG、会议准备）
        权限配置与SQL脚本整理（最后处理）
      安卓
        绕开心跳检测直接调用WEB端接口
          前期Server端修改未上线，方便联测
        配合后端联调并替换新的接口实现
          联调空接口
          联调已实现接口
        联合测试并修复安卓端问题
      前端
        开发环境准备
          初步拆分出5个网站
            帐号管理（account.顶级域名.com）
              登陆
              账号管理
                账号信息
                  基本信息
                  安全设置
            后台管理（admin.顶级域名.com）
              权限配置
              日志管理
              ......
            会议预约（conference.顶级域名.com）
              会议预约相关逻辑
            信发系统（media.顶级域名.com）
              信发系统相关逻辑
            主网站（www.顶级域名.com）
              主网站相关逻辑
        需求明确（产品、UI、后端）
        前端设计器调研
        落地页
          首页
          信息发布
          会议预约
          个人中心
        信发系统功能模块（12个页面，不包含弹窗）
          首页
          设备管理
            设备
            设备/设备详情
            设备/设备详情/发布
          素材管理
            素材
          节目管理
            节目
            节目设计
            节目/发布详情
            节目/发布
          发布管理
            发布列表
            发布列表/发布详情
          信发参数
            分辨率
      UI
        确定页面数
          产品
          前端需求
        设计
          云信发
            首页
            ......
          落地页
            首页
            信息发布
            会议预约
        安排会议评审（阶段性评审）
        提优化建议
          前端界面
      测试（7月6日介入）
  待规划
    考虑对外接口
    视频
      存在阿里云
    图片处理
      缩图
      CDN
    组织架构和用户关系处理
      查看申请加入过的公司
      申请加入企业
      退出当前企业
      简单企业认证
      查看企业认证状态
      人个注册用户公司审核
      个人注册用户申请加入公司审核
      多级组织架构处理
  阶段
    云信发
    平台化
    手机端
    功能拓展
    性能提升方案